page10
PDTI TRT6 2015 - 2016
10
Iniciativas de TI
Unidade
Data de
Início
Prazo
Origem
OE2 – Aprimorar a gestão e governança de TI.
OE2 - I01 Definir e implantar o processo de monitoramento do PETI e do PDTI.
SPQ
Jan/2016
3 meses
PEI - Projeto 15
OE2 - I02 Elaborar a minuta da política de Governança de TI.
SPQ
Jan/2016
4 meses
PEI - Projeto 15
OE2 - I03 Elaborar minuta do PDTI 2017 – 2018.
SPQ
Jun/2016
5 meses
PEI - Projeto 15
OE3 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.
OE3 - I01 Aprimorar o portal da STI.
STI
Nov/2015
4 meses
STI
OE3 - I02 Elaborar o plano de comunicação da STI destinado aos públicos interno e
externo.
SPQ
Jan/2016
3 meses
STI
OE4 - Promover a cultura organizacional em segurança da informação de TI.
OE4 - I01 Elaborar e executar o projeto de Sensibilização e Conscientização em
Segurança da Informação.
SGSI
Ago/2015
18 meses
PEI - Projeto 11
OE5 - Fortalecer a segurança dos serviços essenciais de TI.
OE5 - I01 Estabelecer e iniciar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação.
SGSI
Set/2015
16 meses
PEI - Projeto 11
OE5 - I02 Estabelecer e iniciar o Sistema de Gestão de Riscos de TI
.
SGSI
Fev/2016
10 meses
STI