page12
PDTIC TRT6 2017 - 2019
12
OE3 – Aprimorar a Gestão e Governança de TI.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
de TI.
OE3 – I06 – Implantação do PETIC na ferramenta SIGEST.
Estabelecer o processo de registro das aferições dos indicadores do PETIC no Sistema SIGEST.
SPPTI
Abr/2017
03
meses*
Demanda
estruturante
OE3 – I09 – Programa de melhoria da gestão de TI.
DGOVTIC
Jan/2018
12 meses
Programa
estruturante
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
OE4
-
I01
Executar o projeto de Sensibilização e Conscientização
em
Segurança da Informação em 2017.
Realizar cinco ações de ações de sensibilização e conscientização em segurança da informação em
cada ano.
SGSI
Jan/2017
12
meses*
PEI - Projeto
11
OE4 - I02 Execução do Sistema de Gestão de Riscos de TI
em 2017.
Esta iniciativa será realizada em duas etapas, em 2017 e 2018.
Em cada ano será escolhido um dos serviços essenciais de TI do TRT6 para o qual será feita a
análise e avaliação dos de riscos de segurança da informação, e posteriormente elaborar o plano
de tratamentos dos riscos.
SGSI
Mar/2017
06
meses*
PEI - Projeto
11
OE4 - I08 Execução do Sistema de Gestão de Riscos de TI
em 2018.
SGSI
Mar/2018
06 meses
PEI - Projeto