page16
PDTIC TRT6 2017 - 2019
16
OE5 - Prover sistemas de informação aderentes aos padrões metodológicos e de interoperabilidade.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
alvarás com as instituições financeiras Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF).
Obs. O início deste projeto está condicionado ao recebimento de formalização da demanda pelo
CSJT.
OE5 – I15 Implantação do sistema NUGEP.
Implantar o Sistema Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, desenvolvido pelo
TRT18, que contempla requisitos da Resolução CNJ 235/2016.
CSIST
Nov/2017
03 meses
CNJ
OE5 – I16 Implantação do processo de revisão de Arquitetura de Software.
Definir o processo formal de revisão de arquitetura de software de forma que atenda aos
requisitos da resolução 211/2015 do CNJ, especificamente ao Cap. IV, Seção I - Art. 20º - § 1º e
§ 2º.
CSIST
Mar/2017
03
meses*
CNJ
OE5
–
I17
Implantação do processo de ciclo de vida dos produtos de
Software.
Definir o processo formal do ciclo de vida dos softwares desenvolvidos pela Coordenadoria de
Sistemas do TRT6.
CSIST
Jun/2017
03 meses
CNJ
OE5 – I19 Implantação do PJeCalc no PJE.
Módulo de cálculo destinado a auxiliar juízes e partes a elaborarem cálculos para proferir decisões
judiciais líquidas.
SATPJe
Jun/2016
07
meses*
CSJT
OE5 – I20 Apoio à CGE no projeto de ampliação o uso do Sistema PROAD
para as demais unidades administrativas do TRT6.
Descrição: Possibilitar que todos os procedimentos administrativos no âmbito do TRT6 tramitem
CSIST
-
*
Presidência