page11
PDTIC TRT6 2017 - 2019
11
OE2 - Intensificar a comunicação com os públicos externos e internos da STI.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
OE2 - I02 Revisão do plano de comunicação da STI destinado aos públicos
interno e externo.
Avaliar o plano e indicar aprimoramentos e/ou adequações à cultura da instituição.
SPPTI
Mar/2018
03 meses
STI
OE3 – Aprimorar a Gestão e Governança de TI.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
OE3 – I01 Elaboração da minuta da política de Governança de TI.
Definição e aprovação da política de gestão e governança de TI, que norteará as ações de gestão
e governança de TI, no âmbito do TRT6, disciplinando os papéis e responsabilidades de todos os
principais envolvidos no direcionamento e execução das atividades de TI.
SPPTI
Fev/2017
04
meses*
PEI - Projeto
15
OE3 – I04 Revisão do Planejamento Estratégico de TI - 2015-2020.
Analisar o processo de aferição dos indicadores estratégicos, realizado ao longo de 2016, visando
identificar oportunidades de aprimoramento na obtenção e monitoramento dos indicadores. O
produto desta iniciativa é a publicação de nova versão do PETIC 2015-2020 juntamente com um
glossário dos indicadores.
SPPTI
Mar/2017
03
meses*
Demanda
estruturante
OE3 – I05 - Aprimoramento dos processos de Apoio à Governança de TI.
Realizar a revisão e melhoria dos processos que apoiam a Governança de TI, tais como os
processos de elaboração e monitoramento do PETIC/PDTIC e Portfólio e Priorização de Demandas
SPPTI
Mar/2017
10
meses*
Demanda
estruturante