page20
PDTIC TRT6 2017 - 2019
20
OE7 - Garantir estruturas funcionais adequadas e quadro de pessoal com as competências necessárias para execução da
estratégia.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
OE7 - I04 Elaboração do Plano de Capacitação da STI para 2019.
Levantar, modelar e publicar o processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação, para o
exercício 2019, contemplando as metas dos indicadores estratégicos relacionados à capacitação
para os servidores da STI.
SPPTI
Set/2018
03 meses
CNJ ENTIC-
JUD
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
OE8
-
I01
Substituição de equipamentos
servidores que atendem a 1ª
instância.
Substituir 30 equipamentos
servidores que
hoje
atendem
a 1ª
instância
por
equipamentos
adquiridos no final do ano de 2016.
DINFRA
Fev/2017
10 meses*
Demanda
Estruturante
OE8 - I02 Aperfeiçoamento da infraestrutura de equipamentos e softwares que
dão suporte ao sistema PJe.
Com equipamentos e softwares adquiridos em 2016 pretende-se aperfeiçoar a infraestrutura do
sistema PJe de forma a melhorar a alta disponibilidade e o desempenho da aplicação.
DINFRA
Mar/2017
02 meses*
Demanda
Estruturante