page21
PDTIC TRT6 2017 - 2019
21
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
OE8 - I03 Aperfeiçoamento da infraestrutura de equipamentos que suportam
os serviços de TIC do prédio sede do Tribunal e do Fórum José Barbosa de
Araújo.
Substituição de equipamentos cujo prazo de garantia expirou por equipamentos novos, com a
implantação de recursos que proverão alta disponibilidade dos serviços
.
DINFRA
Mar/2018
09 meses
Demanda
Estruturante
OE8 - I07 Publicação do processo de cópia de segurança e de restauração de
dados.
Formalizar o processo de cópia de segurança que é executado ad hoc, em consonância com o Ato
TRT-GP 408/2013, que estabelece normas complementares à Política de Segurança da Informação.
DINFRA
Fev/2017
08 meses*
CNJ ENTIC-
JUD
OE8 - I08 Propor solução para racionalização do uso de impressoras.
Elaborar minuta de normativo para distribuição das impressoras/multifuncional nas unidades
administrativas e judiciais. Implantar solução para gerenciamento de uso dos dispositivos de
impressão.
NUREL
Mar/2018
06 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I10 Atualização e manutenção da solução de processamento de dados.
Contratar o fornecimento de equipamentos para as salas técnicas das Varas do Trabalho remotas,
como servidores para rack, entre outros, considerando aquisição de dispositivos e continuidade de
garantia e de suporte técnico.
DINFRA
Jun/2015
22 meses*
Demanda
Estruturante
OE8 – I11 Atualização e manutenção dos ativos do Data Center
Contratar o fornecimento de equipamentos para os data centers do Tribunal, como servidores do
tipo blade, storages e bibliotecas de fitas, entre outros, considerando aquisição de dispositivos e
DINFRA
Set/2015
19 meses*
Demanda
Estruturante