page26
PDTIC TRT6 2017 - 2019
26
7.
Plano de Riscos
O plano de riscos contém a relação de possíveis eventos que podem impactar o alcance dos objetivos estratégicos e metas de TI, os quais
serão alcançados por meio da realização das iniciativas previstas no PDTIC. A tabela a seguir contém a definição da estratégia a ser
adotada para tratar os riscos, bem como as ações que devem ser adotadas com essa finalidade.
RISCO
Estratégia
Ação
Prevenção/Contingência
Responsável
Causa
Evento
Consequência
Ausência
ou
inadequação
de
processo
para
monitoramento do PDTIC.
Monitoramento insuficiente
da execução do PDTIC.

Baixa
efetividade
da
gestão de TIC;

Dificuldades
para
reportar
para
o
CGTI
os
resultados
gerados
pela STI.

Mitigar
Sensibilizar os gestores da STI e
gerentes de projetos acerca da
importância
do
reporte
de
progresso dos projetos e ações.
Diretor da STI
Indisponibilidade
das
equipes
prevista
para
realização
das
iniciativas
do PDTIC.
Não realização ou atrasos
nas iniciativas previstas no
PDTIC.

Dificuldades no alcance
dos
objetivos
e
indicadores
estratégicos do PETIC;

Insatisfação
dos
usuários, devido à não
realização
de
suas
solicitações dentro dos
prazos previstos.
Mitigar
Definir
os
cronogramas
das
iniciativas em conjunto com as
equipes
e
gestores
de
TI,
gerando
o
compromisso
e
corresponsabilidade
pela
execução das iniciativas.
Gestores de TI
Resistência
cultural
à
implantação
de
novos
Dificuldade
e/ou
impossibilidade
para

Dificuldades no alcance
dos
objetivos
e
Mitigar

Realizar
ações
de
comunicação
acerca
dos
SPPTI