page22
PDTIC TRT6 2017 - 2019
22
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
continuidade de garantia e de suporte técnico.
OE8 – I12 Implantação da solução de monitoramento da infraestrutura e
serviços de TIC.
Implantar centro de comando e controle de operações de TIC (NOC, "Network Operations Center")
no Centro de Informática do Tribunal, no bairro de Afogados.
DINFRA
Jan/2018
12 meses
PDTIC
2013-2014
OE8 – I13 Atualizar o sistema operacional dos servidores controladores de
domínio.
Atualizar sistemas operacionais dos servidores e homologar mudanças por meio de testes dos
sistemas corporativos que dependem das novas configurações. *
DINFRA
Mar/18
09 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I14 Aprimorar as ferramentas de suporte ao teletrabalho. *
Avaliar soluções de terminal virtual e de outros recursos necessários ao teletrabalho, que estejam
em uso no Tribunal, e justificar sua manutenção, sua atualização ou sua substituição por soluções
com finalidades semelhantes.
DINFRA
Fev/2017
12 meses*
Demanda
Estruturante
OE8 – I15 Implantação da solução de contingência da rede de comunicação de
dados.
Contratar o fornecimento de links dedicados para os principais pólos de TI do Tribunal e de soluções
de conectividade de contingência (ADSL etc.) para as Varas do Trabalho remotas.
DINFRA
Fev/2018
11 meses
PDTI 2013 -
2014
OE8 – I16 Atualização dos softwares aplicativos utilizados pelas diversas áreas
de apoio ou de negócio
Contratar o fornecimento de serviços de antivírus corporativo e de outros softwares aplicativos
DINFRA
Jan/2016
24 meses*
PDTI 2013 -
2014