page51
PETI TRT6 2015 - 2020
51
OE11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária de TI
Risco
Causa
Consequência
Ação Prevenção/Contingência
Responsável
Não efetuar a liquidação
orçamentária dentro das
metas definidas.
•
Recursos
descentralizados próximo
ao final do exercício;
•
Demora excessiva para a
entrega de produtos e/ou
serviços.
Excesso de empenhos
inscritos em restos a pagar
•
Contatar fornecedores, informando
prazo máximo para entrega;
•
Manter contato constante com as
áreas de orçamento do TRT6 e do
CSJT.
•
Seção de Apoio
Técnico-
Administrativo;
•
Área técnica
responsável pela
contratação;
•
Diretoria da STI.
Não efetuar o empenho
orçamentário dentro das
metas definidas.
Corte e/ou
contingenciamento no
orçamento previsto;
•
Impossibilidade de
cumprimento do plano de
contratações;
•
Prejuízo na qualidade do
serviço prestado pela STI
Verificar disponibilidade orçamentária de
outras áreas do Tribunal
•
Seção de Apoio
Técnico-
Administrativo;
•
Diretoria da STI.
Baixo índice de execução
das ações previstas no
Plano de Contratações de
TI do Regional.
•
Atraso na liberação dos
recursos orçamentários;
•
Alteração na priorização
da destinação do
orçamento da instituição;
•
Licitações desertas e/ou
fracassadas;
•
Termo de referência
inadequado ao que se
almeja adquirir;
•
Alto lapso temporal entre
o pedido e a entrega do
objeto licitado.
Baixa confiabilidade no plano
enquanto instrumento de
planejamento;
•
Efetuar previamente a priorização das
ações do plano;
•
Ampliar ao máximo as pesquisas de
preços efetuadas;
•
Adequar ao máximo o termo de
referência às necessidades do
Regional.
•
Seção de Apoio
Técnico-
Administrativo;
•
Área técnica
responsável pela
contratação;
•
Área requisitante
da solução