page8
Identificador
Iniciativas de TI
Área
Estimativa
de Início
Original
Prazo
Estimado
Original
Nova
Estimativa
de Início
Novo
Prazo
Estimado
OE5 – I15
Implantação do sistema NUGEP
Coordenadoria de Sistemas
-
-
Nov/2017
03 meses
OE5 – I21
Apoio a implantação do Software
Assyst para o âmbito das
requisições de serviço relacionadas
com a manutenção predial
STI
-
-
-
05 meses
OE6 - I01
Implantação do processo de acesso
ao ambiente virtual do TRT6.
Sessão de Gestão da Central
de Serviços de TI
Jan/2017
12 meses
Abr/2018
05 meses
OE8 - I03
Aperfeiçoamento da infraestrutura
de equipamentos que suportam os
serviços de TIC do prédio sede do
Tribunal e do Fórum José Barbosa
de Araújo.
Divisão de Infraestrutura de
TI
Mar/2017
09 meses
Mar/2018
09 meses
OE8 - I08
Propor solução para racionalização
do uso de impressoras.
Divisão de Infraestrutura de
TI
Abr/2017
3 meses
Mar/2018
06 meses
OE8 – I12
Implantação da solução de
monitoramento da infraestrutura e
serviços de TIC
Divisão de Infraestrutura de
TI
Out/2015
24 meses
Jan/2018
12 meses
OE8 – I15
Implantação da solução de
contingência da rede de
Divisão de Infraestrutura de
TI
Jan/2016
24 meses
Fev/2018
11 meses