page7
Identificador
Iniciativas de TI
Área
Estimativa
de Início
Prazo
Estimado
Origem
Sistemas
OE6 – I14
Programa de melhoria dos processos de TIC
Divisão de gestão e
Governança de TIC
Fev/2018
11 meses
Programa
estruturante
OE8 – I18
Estudo
de
solução
de
alta
disponibilidade
para
o
sistema PJe e portal da Instituição
Divisão
de
Infraestrutura de TI
Mar/2018
09 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I19
Programa de melhoria da infraestrutura de TIC
Divisão
de
Infraestrutura de TI
Fev/2018
11 meses
Programa
Estruturante
OE9 – I08
Programa de melhoria dos processos de gestão de
contratações, orçamento e finanças de TIC
Seção
de
Apoio
Técnico
Administrativo
Jan/2018
06 meses
Programa
Estruturante
3.
Iniciativas com Datas Alteradas
Identificador
Iniciativas de TI
Área
Estimativa
de Início
Original
Prazo
Estimado
Original
Nova
Estimativa
de Início
Novo
Prazo
Estimado
OE5 – I07
Aprimoramento do Sistema SGFM.
Coordenadoria de Sistemas
Fev/2017
9 meses
Jul/2018
06 meses
OE5 – I10
Implantação do Sistema de Diárias.
Coordenadoria de Sistemas
-
-
Set/2018
04 meses
OE5 – I14
Alvará Judicial Eletrônico (SIF).
Coordenadoria de Sistemas
-
-
Jul/2017
12 meses