page1
R$
%
%
R$
%
R$
%
R$
%
R$
1
OBRAS CIVIS
1
DESPESAS PRELIMINARES
28.221,82
R$
6,53%
33,33%
9.406,33
R$
33,33%
9.406,33
R$
33,34%
9.409,15
R$
100,00%
R$ 28.221,82
2
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
3.547,05
R$
0,82%
100,00%
3.547,05
R$
100,00%
R$ 3.547,05
3
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
12.018,67
R$
2,78%
100,00%
12.018,67
R$
100,00%
R$ 12.018,67
4
ELEVAÇÕES
20.869,17
R$
4,83%
80,00%
16.695,34
R$
20,00%
4.173,83
R$
100,00%
R$ 20.869,17
5
IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA
3.282,60
R$
0,76%
41,91%
1.375,74
R$
58,09%
1.906,86
R$
100,00%
R$ 3.282,60
6
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS /
EXTERNAS
10.144,73
R$
2,35%
35,00%
3.550,66
R$
65,00%
6.594,07
R$
100,00%
R$ 10.144,73
7
FÔRRO
18.302,39
R$
4,23%
100,00%
18.302,39
R$
100,00%
R$ 18.302,39
8
REVESTIMENTO DE PISO
23.802,15
R$
5,50%
30,00%
7.140,65
R$
70,00%
16.661,51
R$
100,00%
R$ 23.802,15
9
ESQUADRIA DE MADEIRA
8.285,29
R$
1,92%
100,00%
8.285,29
R$
100,00%
R$ 8.285,29
10
ESQUADRIA METÁLICA
18.536,28
R$
4,29%
15,00%
2.780,44
R$
85,00%
15.755,84
R$
100,00%
R$ 18.536,28
11
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.904,99
R$
1,37%
20,00%
1.181,00
R$
40,00%
2.362,00
R$
40,00%
2.362,00
R$
100,00%
R$ 5.904,99
12
APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
14.464,99
R$
3,34%
50,00%
7.232,50
R$
50,00%
7.232,50
R$
100,00%
R$ 14.464,99
13
VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO
18.833,55
R$
4,36%
100,00%
18.833,55
R$
100,00%
R$ 18.833,55
14
PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO
18.728,55
R$
4,33%
100,00%
18.728,55
R$
100,00%
R$ 18.728,55
15
PINTURA
17.780,68
R$
4,11%
30,00%
5.334,20
R$
70,00%
12.446,48
R$
100,00%
R$ 17.780,68
16
ARMÁRIOS E BALCÕES
3.593,14
R$
0,83%
100,00%
3.593,14
R$
100,00%
R$ 3.593,14
17
LIMPEZA / DESMOBILIZAÇÃO
843,98
R$
0,20%
30,00%
253,19
R$
70,00%
590,79
R$
100,00%
R$ 843,98
18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.595,65
R$
0,83%
40,00%
1.438,26
R$
60,00%
2.157,39
R$
100,00%
R$ 3.595,65
2
INSTALAÇÕES
21
INSTALAÇÕES ELETRICAS
45.452,34
R$
10,51%
30,00%
13.635,70
R$
70,00%
31.816,64
R$
100,00%
45.452,34
R$
22
INSTALAÇÕES DE REDE
55.249,28
R$
12,78%
20,00%
11.049,86
R$
40,00%
22.099,71
R$
40,00%
22.099,71
R$
100,00%
55.249,28
R$
23
CLIMATIZAÇÃO
14.504,84
R$
3,35%
20,00%
2.900,97
R$
40,00%
5.801,94
R$
40,00%
5.801,94
R$
100,00%
14.504,84
R$
R$ 345.962,14
80,00% 9,27% R$ 40.103,87
22,92% R$ 99.106,65
47,81% R$ 206.751,62
80,00% R$ 345.962,14
BDI 25,00% R$ 86.490,54
20,00% 2,32%
R$ 10.025,97
5,73%
R$ 24.776,66
11,95%
R$ 51.687,90
20,00%
R$ 86.490,54
R$ 432.452,68
100,00% 11,59% R$ 50.129,84
28,65% R$ 123.883,31
59,76% R$ 258.439,52
100,00% R$ 432.452,68
TOTAL GERAL COM BDI
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL DO CUSTO
ITEM
DESCRIÇÃO
1º MÊS
MEDIÇÕES
MEDIÇÃO 1
MEDIÇÃO 2
MEDIÇÃO 3
TOTAL
Bancos Utilizados
B.D.I.
Encargos Sociais
2º MÊS
3º MÊS
VALOR PREVISTO
SINAPI - 05/2018 - PE
25,00%
117,18% - Não Desonerada
MULTCOMPE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - EPP
CALCULO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
ORGÃO.:TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
LOCAL: Cais do Apolo, 739, 3º andar (Coordenadoria de Licitações e Contratos), Recife/PE – CEP: 50030-902
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018
_______________________
GUSTAVO MERGULHÃO
ADMINISTRADOR
_________________________
JOÃO CARLOS DE MENDONÇA
RESPONSAVEL TECNICO
ENG CIVIL - CREA/PE 54247
Rua Sitio das Quintas, 390-H, CXPTS, Bonsucesso, Olinda - PE - CEP 53.240-150
Fone/Fax: (81) 3012-6936 / 9.9985-0981
licitacao@multcompe.com.br / multcompe@hotmail.com