page37
PDTIC TRT6 2017 - 2019
37
RISCO
Estratégia
Ação
Prevenção/Contingência
Responsável
Causa
Evento
Consequência
Recursos
orçamentários
limitados para a execução
dos projetos que envolvem
contratações/aquisições.
Contingenciamento
de
recursos orçamentários do
TRT6/CSJT.
•
Dificuldade
para
realização
das
inciativas
que
dependem
de
orçamento
para
aquisição de bens e/ou
serviços.
Mitigar
•
Verificar
a
disponibilidade
prévia de orçamento junto ás
áreas responsáveis;
•
Justificar
demanda
junto
ao
CSJT e enviar solicitação de
orçamento
para
projetos
de
interesse nacional da Justiça
do Trabalho.
Diretor da STI;
SATA
Infraestrutura
insuficiente
para
a
implantação
de
novas soluções.
Atrasos
ou
cancelamento
de implantações de novas
soluções de TI.
•
Soluções
de
TI
implantadas
de
forma
inadequada.
•
Dificuldades no uso da
solução
devido
aos
problemas
de
baixo
desempenho.
Mitigar
•
Identificar
os
envolvidos
no
projeto
de
implantação
e
aquisição de soluções de TI,
tanto aqueles da STI como de
outras unidades do TRT6.
•
Utilização de metodologia de
gerenciamento
de
projetos
com
detalhamento
do
plano
de riscos do projeto.
•
Para
cada
projeto
do
PDTI,
realizar
reuniões
de
alinhamento,
de
forma
antecipada,
com
a
área
de
infraestrutura, para que sejam
levantadas as necessidades de
recursos
de
hardware
e
software.
Gerentes do
Projeto