page32
PDTIC TRT6 2017 - 2019
32
OE9 - Aperfeiçoar a gestão de contratações, orçamento e finanças de TI.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Estimativa
de Prazo
Origem
OE9 - I01 Revisar e formalizar o processo de gestão orçamentária de TIC.
Levantar, modelar e publicar o processo de gestão de gestão orçamentária de TI.
SATA
Mar/2017
4 meses
STI
OE9 - I02 Elaborar o processo de gestão do Plano de Contratações de TIC.
Levantar, modelar e publicar o processo de gestão do plano de contratações da STI e revisar
Modelos de Documentos para os processos de Contratações de TIC e fiscalização de contratos.
SATA
Mar/2017
4 meses
STI
OE9 - I03 Aperfeiçoar e formalizar o processo de gestão de fornecedores
de TIC.
Levantar, modelar e publicar o processo de gestão de gestão de fornecedores.
SATA
Jun/2017
4 meses
STI
OE9 - I04 Executar o Plano de Contratações de TIC para 2017.
Realizar as contratações previstas no Plano de Contratações de TIC 2017, de acordo com a
disponibilidade dos recursos orçamentários.
STI
Jan/2017
12 meses
STI
OE9 - I05 Elaborar o Plano de Contratações de TIC para 2018.
Levantar as necessidades de aquisições e contratações visando o alcance dos objetivos
estratégicos do PETIC e o atendimento às demandas estruturantes da STI.
STI
Set/2017
2 meses
STI
OE9 - I06 Executar o Plano de Contratações de TIC para 2018.
Realizar as contratações previstas no Plano de Contratações de TIC 2018, de acordo com a
disponibilidade dos recursos orçamentários.
STI
Jan/2018
12 meses
STI