page30
PDTIC TRT6 2017 - 2019
30
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Estimativa
de Prazo
Origem
OE8 – I13 Atualizar o sistema operacional dos servidores controladores de
domínio.
Atualizar sistemas operacionais dos servidores e homologar mudanças por meio de testes dos
sistemas corporativos que dependem das novas configurações. *
DINFRA
E
CSIST
Nov/2015
24 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I14 Aprimorar as ferramentas de suporte ao teletrabalho. *
Avaliar soluções de terminal virtual e de outros recursos necessários ao teletrabalho, que
estejam em uso no Tribunal, e justificar sua manutenção, sua atualização ou sua substituição
por soluções com finalidades semelhantes.
DINFRA
Fev/2017
12 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I15 Implantar solução de contingência da rede de comunicação de
dados.
Contratar o fornecimento de links dedicados para os principais pólos de TI do Tribunal e de
soluções de conectividade de contingência (ADSL etc.) para as Varas do Trabalho remotas.
DINFRA
Jan/2106
24 meses
PDTI 2013 - 2014
OE8 – I16 Atualizar os softwares aplicativos utilizados pelas diversas áreas
de apoio ou de negócio.
Contratar o fornecimento de serviços de antivírus corporativo e de outros softwares aplicativos
usados pelas áreas de apoio e de negócio, considerando aquisição e extensão de licença de
uso e de suporte técnico.
DINFRA
Jan/2106
24 meses
PDTI 2013 - 2014