page29
PDTIC TRT6 2017 - 2019
29
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Estimativa
de Prazo
Origem
OE8 – I09 Transferir os servidores de aplicação e banco de dados que
estão na sede para a STI em Afogados.
Transferir
dispositivos
de
alta
disponibilidade,
como
servidores
de
armazenamento
e
servidores do tipo "lâmina", da sala técnica do Prédio-sede, no Bairro do Recife, para a sala
segura do Centro de Informática do Tribunal, no Bairro de Afogados.
DINFRA e
CSIST
Mar/2017
8 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I10 Atualizar e manter a solução de processamento de dados.
Contratar o fornecimento de equipamentos para as salas técnicas das Varas do Trabalho
remotas, como servidores para rack, entre outros, considerando aquisição de dispositivos e
continuidade de garantia e de suporte técnico.
DINFRA
Jun/2015
22 meses
Demanda
Estruturante
OE8 – I11 Atualizar e manter os ativos dos Data Centers.
Contratar o fornecimento de equipamentos para os data centers do Tribunal, como servidores
do tipo blade, storages e bibliotecas de fitas, entre outros, considerando aquisição de
dispositivos e continuidade de garantia e de suporte técnico.
DINFRA
Set /2015
19 meses
Demanda
Estruturante
OE8
–
I12
Implantar solução de monitoramento da infraestrutura e
serviços de TIC.
Implantar centro de comando e controle de operações de TIC (NOC, "Network Operations
Center") no Centro de Informática do Tribunal, no bairro de Afogados.
DINFRA
Out /2015
24 meses
PDTI 2013-2014