page27
PDTIC TRT6 2017 - 2019
27
OE8 - Garantir a infraestrutura de TI necessária para a disponibilidade dos sistemas administrativos e judiciais.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Estimativa
de Prazo
Origem
OE8 - I01 Substituição de equipamentos servidores que atendem a 1ª
instância.
Substituir 30 equipamentos servidores que hoje atendem a 1ª instância por equipamentos
adquiridos no final do ano de 2016.
DINFRA
Fev/2017
10 meses
Demanda
Estruturante
OE8 - I02 Aperfeiçoar infraestrutura de equipamentos e softwares que dão
suporte ao sistema PJe.
Com equipamentos e softwares adquiridos em 2016 pretende-se aperfeiçoar a infraestrutura
do sistema PJe de forma a melhorar a alta disponibilidade e o desempenho da aplicação.
DINFRA
Mar/2017
2 meses
Demanda
Estruturante
OE8 - I03 Aperfeiçoar infraestrutura de equipamentos que suportam os
serviços de TIC do prédio sede do Tribunal e do Fórum José Barbosa de
Araújo.
Substituição de equipamentos cujo prazo de garantia expirou por equipamentos novos, com a
implantação de recursos que proverão alta disponibilidade dos serviços
.
DINFRA
Mar/2017
6 meses
Demanda
Estruturante
OE8 - I04 Implantar o macroprocesso de gestão da disponibilidade dos
serviços essenciais.
Adequar a gestão da disponibilidade de forma a atender o definido na Resolução CNJ nº
211/2015.
DINFRA
Fev/2017
4 meses
CNJ ENTIC-JUD