page36
PDTIC TRT6 2017 - 2019
36
RISCO
Estratégia
Ação
Prevenção/Contingência
Responsável
Causa
Evento
Consequência
Resistência
cultural
à
implantação
de
novos
processos de TI.
Dificuldade
e/ou
impossibilidade
para
implantação
de
novos
processos na STI.
•
Dificuldades no alcance
dos
objetivos
e
indicadores
estratégicos do PETIC;
•
Maior
dificuldade
na
execução
das
atividades,
devido
a
ausência de processos
estabelecidos.
Mitigar
•
Realizar
ações
de
comunicação
acerca
dos
processos e sua importância,
visando
mostrar
os
seus
benefícios para a instituição.
•
Solicitar apoio do diretor de
STI,
no
processo
de
sensibilização.
SPPTI
Ausência
de
ferramentas
específicas
para
o
gerenciamento de portfólio
e projetos de TI.
Monitoramento
e
acompanhamento
insuficiente
dos
projetos
estratégicos de TI.
•
Baixa produtividade na
elaboração
dos
artefatos
definidos
na
metodologia
de
gerência de projetos
•
Dificuldades
para
monitorar o progresso
dos projetos e elaborar
relatórios executivos de
acompanhamento
para
a alta gestão.
Mitigar
•
Adaptar a ferramenta Jira
para
melhor
registro
das
informações dos projetos;
•
Utilizar
o
plugin
Jira
Portfólio para realizar um
melhor
acompanhamento
das entregas dos projetos.
Diretor da STI
Conhecimento
superficial
em Governança e Gestão
de
TI
das
equipes
envolvidas
na
realização
das iniciativas.
Dificuldades
e/ou
impossibilidade
de
realização
das
ações
voltadas para a gestão e
governança de TI
•
Dificuldades no alcance
dos
objetivos
e
indicadores
estratégicos do PETIC;
•
Atrasos
ou
não
realização
das
iniciativas
relacionadas
à Gestão e Governança
de TI.
Evitar
•
Viabilizar
as
ações
de
capacitação
voltadas
para
os
modelos
de
boas
práticas
de
gestão
e
governança.
Diretor da STI
e SGEP/NDP