page15
PDTIC TRT6 2017 - 2019
15
OE4 - Fortalecer a segurança da informação.
Iniciativas de TI
Unidade
Estimativa
de Início
Estimativa
de Prazo
Origem
OE4
-
I01
Executar o projeto de Sensibilização e Conscientização
em
Segurança da Informação em 2017.
Realizar cinco ações de ações de sensibilização e conscientização em segurança da informação em
cada ano.
SGSI
Jan/2017
12 meses
PEI - Projeto 11
OE4 - I02 Executar o Sistema de Gestão de Riscos de TI
em 2017.
Esta iniciativa será realizada em duas etapas, em 2017 e 2018.
Em cada ano será escolhido um dos serviços essenciais de TI do TRT6 para o qual será feita a
análise e avaliação dos de riscos de segurança da informação, e posteriormente elaborar o plano
de tratamentos dos riscos.
SGSI
Mar/2017
6 meses
PEI - Projeto 11
OE4 – I03 Revisar o PCN.
Analisar e aprimorar o Plano de Continuidade de Negócios.
SGSI
Jun/2018
3 meses
PEI - Projeto 11
OE4 – I04 Implantar Auditoria/Avaliação de Conformidade.
Implantar o processo de auditoria e conformidade em segurança da informação por meio do uso
de ferramenta informatizada.
SGSI
Set/2017
3 meses
PEI - Projeto 11
OE4 – I05 Revisar os normativos relativos à segurança da informação.
Realizar a revisão da estrutura normativa de segurança da informação.
SGSI
Abr/2018
2 meses
PEI - Projeto 11