page38
PDTIC TRT6 2017 - 2019
38
RISCO
Estratégia
Ação
Prevenção/Contingência
Responsável
Causa
Evento
Consequência
Pouco
envolvimento
dos
usuários finais nas etapas
de
levantamento
de
requisitos
e
testes
para
homologação das soluções.
Soluções
de
TI
desenvolvidas
internamente
com
baixa
aderência
aos
requisitos
dos usuários.
•
Atraso
no
desenvolvimento
das
soluções de TI, devido
ao
retrabalho
para
adequação
às
reais
necessidades
dos
usuários;
•
Desperdício de recursos
de TI.
Mitigar
•
Conscientizar os gestores do
TRT6
e
os
usuários
da
importância
do
seu
comprometimento
para
o
adequado desenvolvimento da
solução.
•
Estimar
o
tempo
que
os
usuários precisarão dedicar ao
projeto
na
fase
inicial
do
planejamento do projeto.
Diretor da STI e
Gerentes de
Projeto
Surgimento
constante
de
novas demandas de TI por
parte dos usuários finais.
Mudanças
recorrentes
na
priorização
dos
projetos
durante
o
período
de
vigência do PDTIC.
•
Grandes dificuldades no
cumprimento
dos
cronogramas
dos
projetos.
•
Desmobilização
das
equipes
dos
projetos
resultando
em
um
maior gasto de tempo
para
a
retomada
do
projeto posteriormente.
•
Desgastes
para
a
imagem da STI perante
os usuários do projeto.
Mitigar
•
Ressaltar para os gestores do
TRT6
os
possíveis
prejuízos
decorrentes
da
alteração
na
priorização dos projetos.
•
Realizar
análises
das
mudanças
solicitadas,
identificando os impactos, no
mínimo,
no
prazo,
custo
e
escopo do projeto.
•
Informar
aos
envolvidos
no
projeto
em
curso,
a
determinação de mudança de
priorização.
•
Modificar o plano de projeto
visando prover os envolvidos
de uma nova expectativa de
retomada do projeto.
Diretor da STI e
Gerentes de
Projeto