page4
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6
a
REGIÃO
Seção de Contratos - Cais do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81} 3225-3443
RESPONSAVEL(IS):
Contratada e Tribunal Contratante
PLANO DE PROJETO
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
Ern até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato
1. Apresentação da
equipe de
execução do
projeto
(Líder
de
Projeto,
Consultor ITIL e Consultores Técnicos) 2. Entrega e apresentação do Plano
de Projeto contendo todas as etapas necessárias para entregar os serviços
contratados.
O Plano de Projeto consiste
em documentação
técnica do
planejamento da INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
e inclui
os seguintes itens:
a) Plano de entrega das licenças, instalação dos softwares e implantação da
solução:
a.1) Atividades
a
serem
executadas
pela
CONTRATADA
em
cada
etapa
de
instalação e implantação, com suas respectivas descrições;
a.2)
Relação
de Artefatos
a
serem
elaborados
pela CONTRATADA
em
cada
atividade, com suas respectivas descrições;
a.3) Profissionais envolvidos (da CONTRATADA e da CONTRATANTE) em cada
atividade dos serviços previstos neste Termo de Referência, observados os perfis e
quantitativos mínimos;
a.4) Previsão de alocação de pessoal da CONTRATADA, incluindo datas, horários e
período de alocação de cada profissional;
a.5) Infraestrutura da CONTRATANTE que será necessária para a execução de
cada serviço previsto neste Termo de Referência pela CONTRATADA (ex: postos
de trabalho, computador, pontos de rede, etc.);
a.6) Avaliação preliminar
de riscos do
PROJETO,
identificando
os agentes,
os
impactos, as probabilidades e as possíveis respostas aos riscos;
a.7)
EAP
do
projeto
focando
na decomposição
dos
principais
ARTEFATOS
e
pacotes de trabalho;
a.8) De acordo com os processos a serem fornecidos pela CONTRATANTE
por
ocasião
da assinatura do Contrato, a CONTRATADA
deverá elaborar
Plano de
Customização
detalhado
incluindo, no mínimo,
a relação das customizações e
parametrizações a serem realizadas pela CONTRATADA, em conformidade com os
prazos estabelecidos neste cronograma macro de implantação, a ser igualmente
detalhado e apresentado pela empresa.
b) Documento de dimensionamento da infraestrutura tecnológica:
Especificação
do
dimensionamento
da
infraestruíura
tecnológica
da
CONTRATANTE
necessária
ao
funcionamento
e
operação
da
solução
em
AMBIENTE
DE PRODUÇÃO, assim como a memória de cálculo e as premissas
utilizadas.
Esse
dimensionamento
deverá
considerar
os
requisitos
técnicos
da
solução
especificados
no
Anexo
l e
II
e
seus
subitens,
além
dos
seguintes
requisitos mínimos de:
b.1) Disponibilidade da solução em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete
dias na semana);
b.2) Aderência a políticas e padrões de arquitetura de Tecnologia da
Informação
adotados internamente na CONTRATANTE.
O documento de dimensionamento da infraesírutura tecnológica a ser entregue pela
CONTRATADA deverá conter, no mínimo:
b.1) Diagrama da solução, incluindo
os servidores,
máquinas
virtuais
e serviços
envolvidos, bem como comunicações e protocolos de rede utilizados pela solução;
b.2) Descrição da arquitetura recomendada para a solução, incluindo todo hardware
e software envolvido (ex: processadores, memória, discos e patches específicos);
b.3) Descrição de todos os componentes necessários para o correio funcionamento
da solução,
incluindo componentes
da Solução
e componentes
de infraestrutura
utilizados pela solução (ex: servidor de aplicação, servidor web, servidor LDAP).
c) Detalhamento do cronograma macro de implantação da Etapa 2.
3. Workshop, conforme especificado nos itens 16.1.2.9 e 16.1.2.10 do Anexo l
- Termo de Referência do edital do Pregão 83/2012 (mínimo quatro horas)
Proc. TRT6n° 128/2014 (Pregão 83/2012 TRT9-órgão Participante)
Objeto: Aquisição de solução integrada de gerenciamenío de serviços de Ti.