page5
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6
a
REGIÃO
Seção de Contratos - Caís do Apoio, n°. 739, 3° andar, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-902. Fone: (81) 3225-3443
RESPONSÁVEL(IS):
Contratada
VALIDAÇÃO DO PLANO DE PROJETO
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
RESPONSÁVEL(IS):
Em até 1 5 (quinze) dias após a assinatura do Contrato
1.
Validação,
pela
CONTRATANTE,
do
Plano
de
Projeto
entregue
pela
CONTRATADA
Tribunal Contratante
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
RESPONSÁVEL(IS):
Em até 45 {quarenta e cinco) dias após a assinatura do Contrato
1. Fornecimento e instalação dos softwares que compõem a Solução,
conforme
fases resumidas a seguir:
a) Entrega de todas as licenças;
b) Entrega de mídia com todos os softwares;
c) Instalação de iodos os softwares que compõem a Solução em modo padrão do
fabricante;
d) Teste de acesso a todas as interfaces exigidas
Contratada
HOMOLOGAÇÃO DA ETAPA 1
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
RESPONSÁVEL(IS):
Em até 50 (cinquenta) dias após a assinatura do Contrato
1. Homologação do fornecimento e instalação dos softwares (Etapa 1) 2. O aceite
(provisório e definitivo) será realizado somente após a entrega das mídias, licenças
de usuário, licenças de servidor e licenças da ferramenta de CMDB Discovery da
Solução, bem como o acesso às interfaces, conforme requisitos estabelecidos nas
Especificações Técnicas.
Tribunal Contratante
ETAPA 2 - Serviços de implantação de processos de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia
da Informação
DURAÇÃO MÁXIMA 90 DIAS
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 1
PRAZO(S):
ATIVIDADES E
ENTREGÁVEIS:
RESPONSÁVEL(IS):
Em até 80 (oitenta) dias após o término da Etapa 1
1. No início da Etapa 2, entrega do Cronograma detalhado (revisado) para toda a
Etapa
2.
Reuniões semanais
de
acompanhamento
com a entrega
de
relatório
de
progresso que contenha, pelo menos, as seguintes informações:
a) Pontos de controle alcançados com sucesso;
b) Atividades em atraso com relação ao cronograma detalhado, incluindo motivos de
eventuais atrasos, impacto em outras atividades previstas ou em curso e impacto no
cronograma final;
c) Novos riscos identificados ao longo da Implantação.
3. Conclusão da Implantação dos Processos do Grupo 1:
a) Função Central de Serviços;
b) Gerenciamento do Catálogo de Serviço;
c) Gerenciamento de Incidente;
d) Gerenciamento de Problema.
Contratada
HOMOLOGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO GRUPO 1
PRAZO(S):
Em
até
90
(noventa)
dias
após
o
término
da
Etapa
1
(após
conclusão
da
implantação dos processos do Grupo 1 )
Proc. TRT6 n° 128/2014 {Pregão 83/2012 TRT9 - órgão Participante)
Objeto: Aquisição de solução integrada de gerenciamento de serviços de Tl.